home

include component="comments" page="home" limit="10" Harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategiapohja

//** Toimeenpanosuunnitelma,pohja versio B (lyhyt versio) **//




// Strategialuonnos 31.8.2012 //
=**// Strategialuonnos 4.9.2012 //**=

Tietostrategiakausi on päättymässä tämän kalenterivuoden lopussa. eNorssi koordinoi uuden strategiakauden yhteisen strategiapohjan laadintaa. Prosessi toteutetaan Wiki-pohjaisena aiempien hyvin kokemusten innoittamana. Prosessi etenee pääosin verkossa tapahtuvana yhteistyöskentelynä, mutta tapaamme myös kasvokkain eNorssin seminaarien ja mahdollisten muiden tapaamisten yhteydessä. TVT-strategioiden laadintaan on saatu resursseja myös Norssiope.fi II vaiheen läpimenneen hakemuksen myötä.

Strategiatyön alkuvaiheessa (Kajaanin seminaarissa) koottiin Norssien henkilöstöstä tiimi, joka vastaa yhdessä projektivastaan (Mikko Horila) kanssa strategiatyön ideoinnista, linjauksista ja etenemisestä eNorssin johtoryhmälle. Ryhmään haettiin eri asteiden asiantuntijuutta sekä laajaa maantieteellistä kattavuutta. Ryhmään valittiin Jari Sjölund, Jani Kiviharju, Tuomo Tammi, Pentti Mankinen sekä Ari Myllyviita. Ryhmän työ resursoidaan Norssiope.fi II hankkeesta. Lisäksi strategiatyöhön sitoutetaan kaikkien harjoittelukoulujen TVT-vastaavat. TVT-vastaavien resursointi tapahtuu lähtökohtaisesti koulujen varoin.

- prosessin valmistelu, helmi-maaliskuu 2012 - prosessin yhteinen käynnistäminen, Kajaani, huhtikuu 2012 - yhteisen vision muodostaminen, huhtikuu 2012 - tehtävien jakaminen, kirjoitustyö toisia kommentoiden, toukokuu 2012
 * Aikataulu:**


 * 3. - 13.5.2012 rakenteen kehittely
 * 3. - 13.5.2012 vision kirkastaminen
 * 14.5.2012 rakenteen ja vision "hyväksyntä", tiedoksi/kommentoitavaksi eNorssin jorylle
 * 14.5.2012 kirjoitustyön jakaminen vahvistetun rakenteen mukaan
 * 14.-27.5.2012 raakatekstien tuottaminen
 * 28.5. - 1.6.2012 ensimmäinen ristiinluku + kommentointikierros
 * 1.6.2012 ensimmäinen tekstiversio eNorssin jorylle kommenteille
 * 2.6.2012 kesätauko koittaa, mikäli tekstit ovat hyvällä mallilla.
 * 4.6. -> työ jatkuu, ellei olla riittävän pitkällä ;-)

- strategiatekstien laadinta, elo-syyskuu 2012 - yhteinen tapaaminen, Savonlinna, syyskuu 2012 - kommentointi, ristiinlukeminen, lokakuu 2012 - valmis strategiapohja, marraskuu 2012 - koulukohtaisten tarkennuksien ja toteutussuunnitelmien laadinta, marras-joulukuu 2012 - valmiit koulukohtaiset strategiat 31.12.2012 mennessä

Etherpad-työskentelyalustamme: @http://muistio.tieke.fi/ykhpzbXYfq